宁语之溪 - 工作记录
type: channel
link: https://nyzx.de/tag/work-record/
items: 问题复测中的数字为什么不能随意统一

问题复测中的数字为什么不能随意统一
type: item
date: 2024-03-16T16:43:00+08:00
description: 测试工作里经常会出现各种数字：修改了多少处、发现了多少问题、复测了多少条、还有多少条待处理。数字看起来很明确，但如果不先确认统计口径，直接把它们合并到一起，反而可能让记录变得不准确。3 月 1 日的周报里，明细记录了竞赛、训练和三期靶场三部分修改及优化内容，表头写的是“修改和功能优化共 22 条，测试问题 9 条”。自我总结中又写成了“记录问题共 8 条”。按照已经确认的整理口径，这次记录的问题数量按 9 条保留，同时把周报中的 8 条差异记录下来。这不是简单地选择一个看起来更整齐的数字，而是先确定哪一个数字对应哪一种统计方式。数字首先要有统计对象“修改 22 条”和“记录问题 9 条”并不是同一件事。3 月 1 日的明细中，竞赛部分有 6 处，训练部分有 10 处，三期靶场有 6 处，合计 22 处。这些内容描述的是修改和功能优化。另一个“9 条”描述的是测试阶段记录的问题。如果把 22 和 9 相加，得到的数字并不一定代表“完成了 31 项工作”。因为修改项和测试问题可能存在关联，一条测试问题可能对应一次修改，也可能对应多个调整。因此，记录数字之前，我会先问三个问题：这个数字统计的对象是什么；它来自明细、表头还是总结；不同数字之间是否存在包含、交叉或重复关系。只有先回答这些问题，数字才有比较意义。明细、汇总和总结可能不一致周报通常同时包含表格、功能明细和自我总结。它们服务的目的不同：表格适合列出具体事项，汇总适合快速查看进度，总结则更接近当周的概括。所以同一份周报中出现小范围差异并不罕见。3 月 1 日的“问题 9 条”和“问题 8 条”就是一个例子。公开记录时，不能为了让文章看起来整齐，就把其中一个数字删除，也不能假装它们天然一致。更稳妥的写法是：明细口径：记录问题 9 条 总结口径：自我总结写 8 条 公开采用：按已确认规则保留 9 条，并注明原始差异这里的“公开采用”是本文的整理规则，不是对原始周报的篡改。原始差异仍然保留在审核记录中。复测数量也要看状态到了 3 月 15 日，周报记录了平台测试修改优化共 22 处，服务器更新 5 台，已完成问题重新测试 14 条，待修改 1 条。“已重新测试 14 条”和“待修改 1 条”描述的是复测后的状态，不应该直接和 3 月 1 日的“记录问题 9 条”相加。它们处在不同的时间点，也对应不同的工作阶段。一个问题从发现到关闭，可能经历这样的变化：发现问题 -> 修改 -> 重新测试 -> 通过或退回继续修改 -> 关闭如果只看最后的关闭数量，就会丢掉中间的修改和复测过程；如果把每个阶段都当成新的问题，又可能重复计算。在公开资料中，测试记录通常会给每条问题保留状态、发现时间、修改时间和复测结果。内部项目的字段和编号不宜公开，但这种记录方式可以作为通用参考。问题复测不是重新走一遍流程复测并不是简单地把原来的操作再做一次。首先要确认修复目标是什么，然后按照能够触发问题的条件重新执行，再检查结果是否符合预期，同时关注修改是否影响了相邻功能。例如，3 月 1 日的明细中包含成绩显示、输入控件、搜索条件、导入提示、排序和态势攻击信息等不同类型的问题。它们的复测方式不会完全相同：显示类问题，需要检查页面展示和数据来源；输入或选择类问题，需要确认控件和业务类型是否匹配；导入类问题，需要覆盖成功和失败提示；排序类问题，需要检查排序规则和边界数据；态势类问题，需要对比攻击方向、分数和展示结果。这些是基于周报问题类型整理出的通用复测方法，不对应内部页面、接口或真实数据。记录“正常”也要有范围3 月 15 日的周报记录，已完成问题重新测试 14 条，待修改 1 条。3 月 8 日的周报又记录了竞赛 2.0 及案例分析基本流程测试完成。这类“完成”和“正常”都应该带着测试范围理解。它们表示在当时的环境、数据和测试步骤下，相关检查通过，不表示系统所有场景永久没有问题。我现在会尽量在记录中补充这些信息：测试的是哪个模块或流程；使用了哪些关键条件；结果是通过、待修改还是需要继续确认；是否存在和其他周报不一致的数量口径。这样，后续再查看记录时，才能知道数字代表什么，也知道结论的边界在哪里。数字不是装饰，而是工作轨迹从 3 月初到 3 月中旬，工作记录里同时出现了修改优化、问题记录、服务器更新和问题复测。它们不是一条简单的递增数字，而是开发、测试和维护过程中的不同节点。我现在更愿意保留这些数字背后的关系：问题被发现，修改被提交，复测确认结果，仍未通过的项目继续留在待处理状态。至于不同汇总之间出现的差异，则在整理时单独标注，而不是强行统一。一份测试记录最重要的不是看起来有多少数字，而是这些数字能不能说明发生了什么、哪些事情已经完成、哪些事情还没有结束。